# 2026-04-04 工作日志

## 今日开发计划

### 今日目标

- 巩固 `Phase 4` 已完成的可见性最小闭环
- 把 runtime summary 接到 Agents 页面
- 为后续 90 分路径明确 isolation / cost / operator surface 升级项
- 保持 reminder / task / search 主路径稳定

### 今日计划拆分

1. 新增 `backend/app/agents/api/visibility.py` 可见性 API 模块
2. 实现 event stream API
3. 实现协作链路拓扑查询 API
4. 实现 task 执行证据查询 API
5. 实现 message thread 查询 API
6. 实现 verifier 结果查询 API
7. 设计隔离执行最小方案
8. 补测试并验证主流程

### Day 4 工作内容

#### Day 4 目标

- 完成 `Phase 4` 可见性 API 最小闭环
- 完成 runtime summary API 与前端 Agents 页面首屏接入
- 为后续完整隔离执行与成本治理预留接口
- 保证已有路径测试不回退

#### Day 4 分步骤执行

1. 新增 `backend/app/agents/api/visibility.py` 及各可见性 API
2. `GET /agents/visibility/events` - event stream 按条件过滤
3. `GET /agents/visibility/topology` - 协作拓扑视图
4. `GET /agents/visibility/tasks/{task_id}/evidence` - task 执行证据
5. `GET /agents/visibility/threads/{thread_id}/messages` - thread 消息流
6. `GET /agents/visibility/verifier` - verifier 验收结论
7. 在 `development-doc/plan/phase-4-visibility-and-isolation.md` 补充隔离执行设计方案
8. 补 `test_visibility_api.py` 及主流程回归测试

#### Day 4 完成标准

- event stream API 可按 conversation_id / thread_id / agent_id 过滤
- topology API 可返回协作拓扑视图
- evidence API 可返回 task 执行证据链
- thread API 可重建消息流向
- verifier API 可返回验收结论
- 隔离执行设计方案可落地
- 现有主流程测试继续通过

---

## 今日实际完成

- 分析了 Jarvis 现有代码实现状态（`graph.py`、`state.py`、`verifier.py`、`registry/models.py`、`schemas/`）
- 确认 Phase 1-3 核心功能已基本落地：task schema、event schema、verifier、tool metadata、collaboration flow、interrupt/recovery、message trace
- 识别了 Phase 4（可视化与隔离执行）待实现内容
- 在 `2026-04-03-jarvis-agents-5-day-work-checklist.md` 中新增了 Day 4 任务清单

---

## 当前进度

### 代码改造进度（Phase 1-3）

- ✅ task schema / event schema 已完整
- ✅ verifier 模块已独立
- ✅ state.py 已包含 collaboration 全部字段
- ✅ registry/models.py 已补充 tool metadata
- ✅ graph.py 已接入 event trace、verifier 调用、collaboration flow
- ✅ interrupt / recovery 最小闭环已实现
- ✅ message trace 已实现

### Day 4 待启动

- 待实现可见性 API（event stream、topology、evidence、thread、verifier）
- 待设计隔离执行方案
- 待补可视化 API 测试

---

## 今日修改的模块 / 文件

- 待更新

---

## 当前阻塞点

- 待开发时更新

---

## 风险与临时决策

- 不直接重写 graph 主路径
- verifier 优先以 helper 形式接入
- 先补底座，不直接做自由 swarm

---

## 验证 / 测试情况

- 待更新

---

## 下一步计划

1. 实现 `visibility.py` 可见性 API 模块
2. 按顺序实现 event stream、topology、evidence、thread、verifier API
3. 设计隔离执行最小方案
4. 补 `test_visibility_api.py` 测试
5. 跑测试验证主流程不回退
