# 当前系统主链路开发计划

> 说明：本计划描述当前正在开发的系统能力。代码、接口和 SQL 均按后续生产演进基线维护，不以一次性演示、静态 Mock 或样例数据作为开发准则。联调辅助能力必须显式配置启用，并不得成为默认运行路径。

## 1. 阶段目标

当前阶段需要完成模型微调平台的主链路工程基础：

```text
登录
 -> 模型管理
 -> 数据集管理
 -> 创建微调任务
 -> 调度算力节点与 GPU
 -> 检查并同步模型/数据集资源
 -> 启动训练任务
 -> 轮询任务状态、GPU 占用、训练日志、loss 曲线
 -> 训练完成后登记训练产物
```

该阶段是正式系统的第一批可运行能力，不再初始化业务样例数据。系统只允许初始化内置管理员/运维账号，模型、数据集、算力节点、GPU、训练任务和资源副本必须通过页面、接口、算力 Agent 扫描或正式导入流程产生。

## 2. 运行模式

| 模式 | 说明 | 当前要求 |
| --- | --- | --- |
| `real` | 面向真实部署，等待 Compute API、Agent、File Gateway 和 LLaMA-Factory 执行器回写状态 | 默认模式 |
| `simulator` | 仅用于隔离联调，无真实 GPU 时临时推进任务状态、GPU 状态和训练日志 | 必须显式开启，不得用于生产基线 |

后端默认 `COMPUTE_MODE=real`。在该模式下，任务状态不再按时间自动推进，必须由后续真实算力同步逻辑更新。算力服务默认 `COMPUTE_EXECUTION_MODE=real`，真实训练执行器未完成前，创建训练作业会返回明确的未实现错误，避免误认为已经完成生产训练能力。

训练相关能力必须沉淀在 `compute/engines/` 适配层，不允许在应用平台后端直接拼接或执行训练命令。

## 3. 当前开发范围

### 3.1 应用平台后端

对应目录：

```text
backend/app/
  api/v1/endpoints/platform.py
  core/
  db/
```

已建立能力：
- 统一 API 响应结构 `{ code, message, data }`。
- PostgreSQL 运行表初始化，当前执行脚本位于 `backend/app/db/sql/001_platform_runtime.sql`。
- 内置管理员账号初始化，业务数据不再自动写入样例记录。
- 登录、当前用户、用户列表与权限页面接口。
- 模型管理、训练产物列表、权重合并任务入口。
- 数据集管理、文件上传、预览、版本管理和下载。
- 微调任务创建、启动、停止、删除、进度查询、checkpoint 查询。
- 系统健康指标、系统信息、训练日志、系统日志接口。
- 算力节点、GPU、队列、资源副本、资源同步任务接口。

待继续开发：
- 接入正式 ORM/Repository/Service 分层和 Alembic 迁移。
- 将任务状态更新改为应用侧定时轮询 Compute API/File Gateway 后落库。
- 完成项目/模型/数据集级权限隔离校验。
- 完成审批流、审计留存、配额、资源申请和多租户上下文。
- 增加正式异常码、接口鉴权、中间件、幂等控制和分页规范。

### 3.2 算力平台服务

对应目录：

```text
compute/
  api/main.py
  agent/
  engines/llama_factory/
  file_gateway/
```

已建立能力：
- `/modelTF/health` 与 `/modelTF/v1/compute/health` 节点健康检查。
- LLaMA-Factory 参数校验、命令生成和训练日志指标解析。
- Compute API 作业、GPU、文件网关接口壳。
- 显式 `simulator` 模式下的内存状态机，用于隔离联调。

待继续开发：
- 真实 GPU 发现：接入 `nvidia-smi` 或 NVML。
- GPU 锁定与释放：一张 GPU 同一时间只分配给一个训练或推理任务。
- LLaMA-Factory 真实执行器：生成 YAML/命令、启动进程、停止进程、采集 PID。
- 训练日志采集：读取宿主机挂载日志文件，解析 loss、learning rate、epoch 等指标。
- Checkpoint/adapter/merged model 扫描与产物登记。
- File Gateway：本地磁盘文件上传、下载、校验、导入和跨节点资源同步。

### 3.3 前端页面

已接入页面：
- `/login`：登录接口。
- `/model-manage`：模型列表、模型来源、训练产物。
- `/dataset`、`/dataset/:id/preview`：数据集列表、预览、版本。
- `/fine-tune`、`/fine-tune/create`：微调任务创建、启动、状态轮询。
- `/training-log/:id`：训练日志和 loss 曲线。
- `/hardware`：平台 GPU 与系统性能。
- `/compute`：算力节点、GPU、队列、资源副本。

前端 Mock 默认关闭。仅在隔离前端开发时可设置 `VITE_ENABLE_MOCK=true`，真实联调和后续生产演进均以 `/modelTF` 后端接口为准。

待继续开发：
- 补齐多租户、项目管理、审批中心、审计中心、配额管理页面。
- 完成算力节点管理表单，包括节点地址、权重、标签、启用状态和健康检查结果。
- 完成模型/数据集导入页面，支持本地路径扫描和归属项目选择。
- 推理服务页面需接入真实后端任务接口，移除页面内本地假对话路径。

### 3.4 数据库

当前运行 SQL：

```text
backend/app/db/sql/001_platform_runtime.sql
```

架构目标 SQL：

```text
docs/postgres-schema.sql
```

当前运行 SQL 用于支持已开发接口落库；架构目标 SQL 包含用户中心、多租户、项目隔离、审批、审计、配额、评测等完整模型。后续需要通过 Alembic 将二者收敛为统一迁移体系，生产升级只走迁移脚本，不依赖手工改表。

## 4. 验收标准

- 启动后端必须连接 PostgreSQL，不允许回退到 SQLite。
- 后端启动只初始化系统内置账号，不初始化模型、数据集、算力节点、GPU、训练任务等业务样例数据。
- 前端默认请求真实 `/modelTF` 接口，除非显式设置 `VITE_ENABLE_MOCK=true`。
- 默认 `real` 模式下任务状态不自动伪造完成，必须等待真实算力同步。
- 显式 `simulator` 模式只能用于隔离联调，部署文档必须标注不得用于生产。
- 登录后可以进入主界面，并可通过页面/API 创建真实业务记录。
- 代码、接口路由、配置项、数据库表名不得使用 `demo` 命名。

## 5. 后续开发计划

| 阶段 | 重点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 1 | 数据库迁移体系 | 将当前运行 SQL 与架构 SQL 收敛到 Alembic 迁移 |
| 阶段 2 | 后端领域分层 | 拆分用户、模型、数据集、训练、算力、审计等模块 |
| 阶段 3 | 真实 Compute Agent | GPU 发现、资源锁定、进程管理、日志采集 |
| 阶段 4 | LLaMA-Factory 训练执行 | YAML/命令生成、进程启动/停止、checkpoint 和 adapter 扫描 |
| 阶段 5 | 企业治理 | 多租户、项目隔离、审批流、审计留存、配额和资源申请 |
| 阶段 6 | 多算力节点调度 | 基于 `compute_nodes`、标签、权重、资源副本和节点健康实现调度策略 |
