# Agent Week Plan 总控

本文件是本周总览和执行索引。

每个 Day 文档现在同时包含：

- 路线图
- 当前完成情况
- 验收门槛
- 详细执行清单

不再跳转独立执行细则目录。

## 快速浏览

- HTML 总览：[agent_week_plan_html/index.html](<../agent_week_plan_html/index.html>)
- Day 1 HTML：[agent_week_plan_html/day-1.html](<../agent_week_plan_html/day-1.html>)

## 执行方式

1. 先看本文件，确认今天做哪一天、当前状态和依赖顺序。
2. 再打开当天 daily 文档，直接在同一份文档里推进开发。
3. 完成一个最小 TODO 后，再改成 `[x] ~~...~~`。
4. 每天结束时回填阻塞记录、验收结果和日终交接。

## 一周节奏

| Day | 状态 | 主题 | 主要交付 | Markdown | HTML |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | 已完成（2026-05-11） | 基础模型与工程骨架 | 资产、版本、审核、运行日志、审计日志、基础 API、最小财务数据源 | [Day 1](./day_1_foundation_models.md) | [HTML](<../agent_week_plan_html/day-1.html>) |
| Day 2 | 已完成，待补浏览器走查记录 | 任务规则中心联调 | 规则/技能/MCP/任务列表与详情、Markdown、版本、审核 | [Day 2](./day_2_rule_center_integration.md) | [HTML](<../agent_week_plan_html/day-2.html>) |
| Day 3 | 已完成主体功能，待补评测样本扩充 | 语义本体 MVP | 8 字段语义解析、日志、评测入口、OCR 摘要与最小会话上下文带入 | [Day 3](./day_3_semantic_ontology_mvp.md) | [HTML](<../agent_week_plan_html/day-3.html>) |
| Day 4 | 已完成主干与会话串联，待接通提交/附件持久化链路 | Orchestrator 运行时 | 统一入口、路由、权限、工具调用、报销单写入路由、会话 Trace | [Day 4](./day_4_orchestrator_runtime.md) | [HTML](<../agent_week_plan_html/day-4.html>) |
| Day 5 | 已完成问答主链路、草稿创建/补全与会话上下文，待接通提交状态流转 | User Agent MVP | 用户问答、报销单草稿创建/补全/提交、财务查询、规则解释、附件/OCR 带入 | [Day 5](./day_5_user_agent_mvp.md) | [HTML](<../agent_week_plan_html/day-5.html>) |
| Day 6 | 未开始 | Hermes MVP | 定时任务、风险巡检、日报、知识候选、规则草稿 | [Day 6](./day_6_hermes_mvp.md) | [HTML](<../agent_week_plan_html/day-6.html>) |
| Day 7 | 未开始 | 加固、演示和验收 | 回归、测试、演示脚本、交付说明 | [Day 7](./day_7_hardening_demo_acceptance.md) | [HTML](<../agent_week_plan_html/day-7.html>) |

## 当前完成情况

- Day 1 已完成，后端基础模型、审计和最小财务数据源已可供后续能力复用。
- Day 2 已完成主要前后端联调，当前仅剩浏览器人工走查记录待补。
- Day 3 主体已完成，`/api/v1/ontology/parse`、8 字段返回、缺槽位追问、权限判断和前端调试入口均已落地；OCR 摘要、附件上下文和最小会话历史已进入语义层，前端浏览器时间上下文也已接入相对时间换算，当前主要剩叙述型报销、附件/OCR 带入样本和模糊追问样本继续扩充。
- Day 4 主干已完成，Orchestrator 已具备统一入口、User Agent / Hermes 路由、权限阻断、ToolCall 记录、Trace、降级和 `conversation_id` 会话串联；`expense_claims` 草稿建单/改单与 ToolCall / Audit 已接通，但提交、附件持久化和更细的 ToolCall Trace 仍未接通。
- Day 5 问答主链路已完成，个人工作台和报销对话框已能把文本、附件名称、OCR 摘要、页面上下文和会话 ID 带入 Orchestrator，并返回回答、规则引用、风险说明、结构化草稿和识别核对面板；核对 UI 已调整为“右侧只看识别结果、主对话负责待补与风险、底部负责动作”，但附件 / OCR 结果落库及 `draft -> submitted` 仍未完成。

## Day 1 - Day 5 未完成补齐清单

- Day 1：当前周计划范围内无新增遗留项，基础资产、日志、审计和最小财务表已完成；文件资产、OCR 结果表和风险事件表作为 Day 5 真落库前置底座，设计已完成但代码未落地。
- Day 2：仍缺一轮浏览器人工走查记录，需补充规则中心真实页面联调截图或缺陷清单。
- Day 3：仍需补充叙述型报销长句样本、附件/OCR 摘要带入样本、模糊短句追问样本，并把这些样本纳入自动评测。
- Day 4：仍需接通 `submit_expense_claim` 真服务，补齐附件挂接服务注册、ToolCall 更细粒度记录和前端 Trace 展示。
- Day 5：仍需把附件和 OCR 识别结果真正落到 `document_assets`、`document_asset_versions`、`expense_item_documents`、`document_ocr_results`，并完成 `draft -> submitted` 状态流转、前端确认动作回写和提交流程确认。

## 关键依赖顺序

1. Day 1 必须先完成，因为后面所有能力都依赖资产、版本、审核、日志。
2. Day 2 必须在 Day 3 前完成，因为语义和 Agent 需要读取规则、技能、MCP、任务资产。
3. Day 3 必须在 Day 4 前完成，因为 Orchestrator 依赖语义本体做路由。
4. Day 4 必须在 Day 5 / Day 6 前完成，因为 User Agent 和 Hermes 都应该由 Orchestrator 调用。
5. Day 5 和 Day 6 可以部分并行，但都必须遵守权限、审计、Trace。
6. Day 7 不新增大功能，只做加固、验收和交接。

## 最终验收

- 任务规则中心能看到规则、技能、MCP、任务。
- 规则详情能编辑 Markdown、查看最近 5 个版本、切换版本。
- 未审核规则不能上线。
- 用户问题能解析出语义本体 8 字段。
- Orchestrator 能路由到 User Agent 和 Hermes。
- User Agent 能完成查询、解释、报销单草稿创建、字段补全和提交前确认。
- Hermes 能执行一次风险巡检或日报任务。
- AgentRun、ToolCall、AuditLog 都能追溯。
- 有演示脚本和下一阶段交接文档。
