# Agent Week Plan 一周开发路线图

本目录现在同时承接：

- 一周路线图
- 每天 daily 文档
- 每天的详细执行清单

原独立执行细则目录已合并进各 Day 文档，不再单独维护。

## 文档分工

| 目录 | 职责 | 读者 |
| --- | --- | --- |
| `agent week plan` | 一周节奏、每天目标、验收门槛、详细执行清单、阻塞记录、日终交接 | 产品、架构、Codex、开发、验收 |
| `agent plan` | 架构设计、协议、流程、治理、标准模型、能力边界 | 架构、开发、评审 |

## 使用方式

1. 先读 [MASTER_TODO.md](./MASTER_TODO.md)，确认 7 天节奏和当前状态。
2. 打开当天 daily 文档。
3. 在同一份 daily 文档里按顺序阅读：
   今天的大开发点 -> 当前完成情况 -> 当天验收门槛 -> 详细执行清单 -> 阻塞记录 -> 日终交接。
4. 如需设计依据，再跳到 `agent plan` 对应架构文档。
5. 完成一个最小项后，再把该项改成完成态，而不是代码写完就直接算过。

## 完成标记规则

未完成：

```md
- [ ] 建立 AgentAsset 数据模型
```

完成后：

```md
- [x] ~~建立 AgentAsset 数据模型~~
```

执行要求：

- [ ] 每次只处理一个最小 TODO。
- [ ] 完成后先自测，再改成 `[x]`。
- [ ] 改成 `[x]` 时，同时用 `~~` 画线。
- [ ] 不能因为代码写完就标完成，必须满足该 TODO 的验收证据。
- [ ] 遇到阻塞时，在当天文档的“阻塞记录”下新增说明。
- [ ] 每天收尾时更新当天文档的“日终交接”。

## 一周总体目标

- Day 1：先把资产、版本、审核、运行日志、审计日志等基础地基建好。
- Day 2：把任务规则中心和后端资产体系打通。
- Day 3：建立语义本体 MVP，让用户问题能变成稳定结构。
- Day 4：建立 Orchestrator，让请求能被统一路由、审计、降级。
- Day 5：建立 User Agent MVP，处理用户查询、解释和草稿生成。
- Day 6：建立 Hermes MVP，处理定时巡检、统计、知识和规则草稿。
- Day 7：做加固、测试、演示、验收和下一阶段交接。

## 一周暂不完成

- 完整 OCR 生产识别引擎。
- 完整发票验真 MCP 深度接入。
- 完整 LLM Wiki 向量检索。
- 全量财务域数据打通。
- 规则自动上线。
- 完整 CI/CD 质量门禁。

## 生产底线

- 所有写操作必须有审计日志。
- 所有 Agent 执行必须生成 `run_id`。
- 所有规则必须有版本。
- 未审核规则不能上线。
- 高风险动作只能生成草稿或建议，不能自动提交。
- 外部能力失败必须有降级结果。
- 语义解析结果必须可回放。
